تکمیل مسکن مهر پرند به آخر سال موکول شد

در حالی طبق اعلام مدیرعامل شرکت عمران پرند قرار بود مسکن مهر این شهر تا شهریور امسال به اتمام برسد که در جدیدترین زمان‌بندی منتشرشده از سوی این شرکت پروژه‌های طرح مذکور تا پایان سال به اتمام خواهند رسید.

کد خبر: ۴۵۷۷۸۱

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۶

دی‌ماه سال گذشته محسن وطن‌خواهی از اتمام پروژه‌های مسکن مهر این شهر تا شهریور ماه سال آینده خبر داده و گفته بود: برای تعیین تکلیف واحدهایی که متقاضیان آن آورده خود را واریز نکرده‌اند به‌زودی فراخوان می‌دهیم.

به گزارش تسنیم وی با بیان این‌که "به‌زودی فراخوانی برای تعیین تکلیف آورده متقاضیان اعلام می‌کنیم"، اظهار کرد: در شهر پرند حدود 96 هزار واحد مسکن مهر در ساخت است که از این تعداد تاکنون حدود 70 هزار واحد تحویل متقاضیان شده است. حدود 10 هزار واحد نیز ساخته شده اما به‌دلیل نبود یا کمبود زیرساخت‌های مربوط به آب، برق و فاضلاب نمی‌توانیم بخشی از آنها را افتتاح کرده و تحویل دهیم.

وی با تأکید بر این‌که پرونده مسکن مهر پرند شهریورماه سال آینده بسته می‌شود به موضوع انتقال تعدادی از متقاضیان مسکن مهر پردیس به پرند اشاره و تصریح کرد: دولت تعهد داده که مسکن مهر متقاضیان را تحویل دهد، در این راستا آن دسته از متقاضیان شهر پردیس که به‌دلایلی واحد مسکن مهر به آنها اختصاص نیافته و در واقع بیش از ظرفیت پردیس ثبت‌نام صورت گرفته به پرند منتقل می‌شوند.

بیشتر بخوانید

اتمام مسکن مهر پرند تا شهریور 98/ فراخوان حذف متقاضیان بدحساب

این در حالی است که چند روز پیش شرکت عمران پرند با انتشار جدولی زمان‌بندی پروژه‌های قابل افتتاح مسکن مهر این شهر و میزان آورده متقاضیان را اعلام کرد، جدولی که افتتاح واحدهای مسکن مهر آن تا اسفندماه به‌طول می‌انجامد، یعنی شش ماه تأخیر نسبت به وعده دی‌ماه مدیرعامل شرکت عمران پرند.

در این جدول واحدهای قابل افتتاح مسکن مهر شهر جدید پرند شامل 21 پروژه پی‌ریزان صدرا پارسیان، وثوق ساخت، سوله‌گستران پرشین، هسا (صدرا نور)، کیسون فاز6، توسار2، اسکان‌سازان فرابتن، احجام2، رمکان بنای ایرانیان، اکام‌سازان امرتات آبادگران ری‌نو، آفرینش دریای نور، جهاندیده2، تک‌ایستا جنوب، عمارت‌گستر اوج، آتیس عمران قصر، چینه ایلیا (آمتیس سازه هستی)، چینه ایلیا (سازندگان برتر زنجان)، صفه، آرش، صنعت برتر و چینه ایلیا (تکسام سابق) است.

زمان تحویل این پروژه‌ها از ماه آینده (اردیبهشت 98) آغاز می‌شود و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. نکته جالب توجه در این جدول تبصره‌های ذیل آن است؛ بر اساس تبصره یک: تحویل پروژه بر اساس برنامه زمان‌بندی منوط به تکمیل آورده متقاضیان و رفع معارض شرکت‌های خدمات‌رسان (آب، فاضلاب، برق و گاز) جهت تکمیل محوطه‌سازی است.

در تبصره 2 نیز آمده است؛ درصد مربوط به نصبیات پروژه‌ها شامل آسانسور، درب‌های داخلی HDF، شیرآلات، کلید و پریز و پمپ و مخزن در پیشرفت فیزیکی کل پروژه ملحوظ نگردیده است و در زمان تحویل واحد به متقاضی راه‌اندازی یا نصب می‌گردد».