خانه‌هايی كه آب،برق و گاز ندارند...

زماني كه براي نخستين بار سخن از احداث واحدهاي مسكوني شد كه با حذف قيمت زمين مي توانست مشكل مسكن اقشار كم درآمد جامعه را حل كند‏‏‏‏، اغلب افراد دهكهاي پايين جامعه به اميد خانه دار شدن در طرح مسكن مهر ثبت نام كردند تا براي مشكل خود سرانجام راه حلي عملي بيابند.

کد خبر: ۳۳۹۳۶

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۸:۱۲

ایسنا: آماده نبودن زيرساخت‌ها دليل تاخير در افتتاح پروژهاي مسكن مهر است.

مديرعامل پروژه هاي هسا در شهر جديد پرديس- با اشاره به اين‌كه مهم‌ترين دليل تاخير در افتتاح واحد‌هاي مسكن مهر را بايد در آماده نبودن زيرساختها جست‌وجو كرد، اظهار كرد: زماني كه براي نخستين بار سخن از احداث واحدهاي مسكوني شد كه با حذف قيمت زمين مي توانست مشكل مسكن اقشار كم درآمد جامعه را حل كند‏‏‏‏، اغلب افراد دهكهاي پايين جامعه به اميد خانه دار شدن در طرح مسكن مهر ثبت نام كردند تا براي مشكل خود سرانجام راه حلي عملي بيابند.

وي افزود: مشكل مسكن البته در كلان شهرها بسيار پيچيده‌تر است زيرا در اين شهرها علاوه برآن‌كه قيمت مسكن در مقايسه با شهرهاي ديگر به مراتب بالاتر است، از منطقه اي به منطقه ديگر نيز مي توان اختلافي چند برابري را شاهد بود.

به گفته او تهراني‌هاي خانه به دوش نيز براي آنكه بتوانند صاحب خانه شوند در مسكنهاي مهر ثبت نام كردند تا در يكي از سه شهر جديد اطراف تهران يعني پرديس، پرند و هشتگرد سقفي از آن خود داشته باشند.

هجراني با اشاره به اين‌كه طي چند ماهي که از آغاز روند جديد طراحي و تصويب طرح مسکن مهر گذشته، مشخص شده که اين طرح عظيم ملي، طرح بسيار خوبي بوده و به خوبي قابل اجراست، خاطرنشان كرد: در واقع بزرگترين سرمايه گذاري دولت در بخش مسکن بعد از انقلاب، همين طرح است و بيشترين طيف طبقاتي مردم را تحت پوشش دارد اما در حاشيه اين طرح مشکلاتي وجود دارد که به نظر مي رسد اگر حل نشود، مشکل ساز خواهد شد.

وي ادامه داد: با پايان ثبت‌نامها، ساخت و سازها به سرعت آغاز شد اما پيشرفت خدمات زير بنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن با همان سرعت پيش نرفت و اين امر سبب شد تا همزمان با تحويل برخي از واحدها، هنوز آمادگي براي سكونت خانواده‌ها فراهم نباشد به همين دليل پيمانكاران در تلاشند تا پيش از آنكه اين خدمات به بهره برداري برسد، واحد مسكوني افتتاح نشود.

هجراني با اشاره به اينكه هدف اين است تا به محض افتتاح پروژه‌ها شرايط سكونت مهيا شود، افزود: هم اكنون هزار واحد از مجموع 2300 واحدي كه هسا در شهر جديد پرديس مي‌سازد آماده افتتاح است اما هنوز آب، برق، گاز و تلفن به اين خانه‌ها نرسيده و تا زماني كه اين مشكلات حل نشود بهره برداري به تعويق مي افتد.

وي ادامه داد: طي چند روز گذشته جلسه‌اي با مسئولان ذيربط داشتيم و در اين جلسه قولهايي مبني بر سرعت بخشيدن به روند خدمات رساني به مسكن مهر پرديس داده شد.

مجري پروژه هسا خاطرنشان كرد: منطقه‌اي كه مسكن مهر پرديس در آن ساخته مي شود، سنگي است بنابراين محوطه سازي آن دشوار بود اما همزمان با تكميل زيرساختها محوطه نيز آماده بهره برداري است.

وي مشكل ديگر در كاهش سرعت ساخت مسكن مهر را تاخير در پرداختهاي نقدي دانست و افزود: طبيعتا اگر سرعت پرداختها كاهش يابد سرعت ساخت و سازها نيز پايين مي آيد و اين باعث كندي كار خواهد شد.

هجراني زمان آغاز پرداخت اقساط بانكي را همزمان با تحويل واحد برشمرد و گفت: به محض تحويل واحدها متقاضيان با مراجعه به بانك از زمان و نحوه پرداخت ها مطلع مي شوند.