7 روز دیگر

تولید گاز از اولین سکوی فاز ۱۲ پارس جنوبی

تولید گاز از اولین سکوی فاز ۱۲ پارس جنوبی تا ۷ روز آینده آغاز می شود و این گاز تا دهه فجر امسال به شبکه سراسری مصرف گاز کشور تزریق خواهد شد.

کد خبر: ۱۵۱۱۳۳

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۸

هشت سال پیش قرارداد طرح‌ توسعه‌ فاز 12 پارس جنوبی به‌‌روش بیع متقابل بین شرکت نفت و گاز پارس و شرکت‌ پتروپارس‌ به امضا رسید. پس از بروز بارها تأخیر در عملیات اجرایی بخش های مختلف توسعه ای این فاز از پارس جنوبی که بزرگترین فاز توسعه ای این میدان مشترک است، در حال حاضر در مجموع بخش خشکی و دریا به پیشرفت اجرایی 92.9 درصدی رسیده است.

در بخش ساحلی این فاز، مهمترین تأسیسات شامل سه ردیف واحد دریافت، جداسازی گاز و تثبیت میعانات گازی و 6 ردیف تصفیه گاز هر یک شامل واحدهای شیرین سازی، نم زدایی، تنظیم نقطه شبنم و مرکاپتان زدایی هر کدام به ظرفیت پالایش 500 میلیون فوت مکعب در روز است که مجموع پیشرفت اجرایی بخش ساحلی فاز 12 پارس جنوبی به 93.5 درصد رسیده است.

همچنین در بخش دریایی این فاز، در مجموع 4 سکوی دریایی شامل سه‌ سکوی‌ مستقل‌ سرچاهی (هریک دارای 12 حلقه چاه) و یک سکوی اقماری (9 حلقه چاه) راه‌اندازی خواهد شد.

تاکنون یک سکو در این بخش نصب شده و حفاری 12 حلقه چاه مربوط به تولید گاز از این سکو به اتمام رسیده است. دو سکوی دیگر نیز با پیشرفت 97 درصدی و 96 درصدی در یارد ساحلی خرمشهر در حال ساخت است.

رسول فلاح نژاد، مجری فاز 12 پارس جنوبی در جمع خبرنگاران در خصوص زمان تکمیل و نصب سکوهای دوم و سوم این فاز اظهار داشت: عملیات ساخت این دو سکو و بارگیری آنها برای نصب در محل پروژه تا پایان سال جاری انجام می شود.

وی افزود: تاکنون در بخش سکوها پیشرفت اجرایی فاز 12 به 91.5 درصد، در بخش حفاری به 89 درصد و در بخش خطوط لوله به 99.8 درصد رسیده است.

به گفته این مقام مسئول، تمامی خطوط لوله دریایی و خشکی این پروژه اجرا شده و نصب برخی تجهیزات و اتصال خطوط لوله در مراحل نهایی قرار دارد.

صراط:در فاز 12 پارس جنوبی، سه رشته خط‌ لوله‌ دریایی‌ 32اینچی‌ به‌‌طول‌ تقریبی 150 کیلومتر در هر رشته جهت‌ انتقال‌ گاز تولیدی‌ به‌ پالایشگاه و یک رشته خط لوله 20 اینچ به‌طول 20 کیلومتر جهت اتصال سکوی اقماری و سه رشته خط‌ دریایی‌ 4.5اینچی‌ انتقال‌ محلول‌ گلایکول هریک به‌‌طول‌ تقریبی 150 کیلومتر اجرا شده است.

فلاح نژاد در خصوص زمان تولید فاز 12 پارس جنوبی گفت: ظرف یک هفته آینده تولید گاز از نخستین سکوی دریایی این فاز آغاز شده و به بخش خشکی سایت فاز 12 منتقل می شود.

وی با بیان اینکه حجم گاز تولیدی 12.5 میلیون مترمکعب در روز است، خاطرنشان کرد: برای دریافت گاز در اولین واحد شیرین سازی پالایشگاه فاز 12 و رساندن استاندارد آن به استاندارد لازم برای تزریق به شبکه سراسری مصرف پس از تصفیه و شیرین سازی آن زمانی بین یک ماه تا 45 روز نیاز است.

طبق گفته مجری فاز 12 پارس جنوبی، افزایش 12.5 میلیون مترمکعبی تولید گاز کشور با احتساب اینکه این میزان تولید قابل مصرف برای مردم باشد، حدودا در میانه بهمن ماه محقق می شود.

فلاح نژاد همچنین تصریح کرد: یک ماه پس از تولید 12.5 میلیون مترمکعبی از فاز 12 پارس جنوبی، 12.5 میلیون مترمکعب دیگر به تولید از نخستین سکوی دریایی این فاز افزوده خواهد شد.