داغ مسکن مهر بر دل مردم بهار

واگذاری مجتمع های مسکن مهر شهر بهار به متقاضیان که قرار بود در تیرماه پارسال انجام شود هنوز محقق نشده و متقاضیان این واحدها هم اکنون سرگردان تصمیمات آشفته برخی مدیران شده اند.

کد خبر: ۱۰۷۶۰۵

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۴

صراط: با مطرح شدن مسكن مهر توسط دولت نهم و ثبت نام متقاضيان اين نوع مسکن دراستان ها و شهرهاي مختلف كشور در هر شهري مطابق با جمعيت، اصول و مباني شهر و شهرسازي، مجوز ساخت تعداد معيني از اين مساكن داده شد.

در شهر بهار نيز با بررسي هاي به عمل آمده توسط مسئولين استان همدان و شهرستان بهار مصوب شد تا با توجه به متراژ زمين در نظر گرفته شده براي اجراي اين طرح، 512 واحد از اين نوع مسكن در قالب پروژه مهر احداث شود.

تعداد واحدهاي اين پروژه به 320 واحد كاهش يافت

با شروع ثبت نام از متقاضيان مسكن مهر در شهرستان و اجراي مراحل اوليه احداث، به علت مسائل خاصي تعداد واحدهاي اين پروژه به 320 واحد كاهش يافت.

از سوی دیگر با توجه به قراردادي كه با متقاضيان منعقد شده بود پيمانكار پروژه متعهد شد كه پروژه را در تيرماه سال گذشته تحويل دهد اما بهره برداري از آن به طور مستمر از تيرماه به شهريور، 22 بهمن و در آخر به اوايل سال جاري موكول شده و ا كنون مشاهده مي شود كه كارها همچنان انجام نشده باقی مانده و تحويل واحدها به تاخير افتاده است.

با توجه به تغييرات اخير قيمت ها در تمامي بخش ها و با در نظر گرفتن اين مورد كه قريب به اتفاق خريداران اين مساكن از قشر ضعيف جامعه هستند و در خانه های اجاره اي به سر مي برند،  اين تاخير قابل توجه در تحويل مسكني كه خريدار براي خريد و ورود به آن شرايط سختي را متحمل شده مشكلات عديده اي را به همراه داشته تا جايي كه خريداران اين واحدها به نشانه اعتراض به اين تاخير، مقابل درب فرمانداري شهرستان بهار تجمع کردند و خواستار رسيدگي مسئولان به این مشکل شدند.

اعتراض متقاضیان مسکن مهر بهار قابل قبول است

فرماندار بهار در جلسه اي با حضور مسئولان مرتبط،  پيمانكار و چند تن از نمايندگان خريداران مسكن مهر كه به منظور رسيدگي به مشكل مسكن مهر شهرستان و پاسخگويي به اعتراض متقاضيان اين واحدها تشكيل شد،  گفت: با توجه به اينكه پروژه  مسكن مهر شهرستان بهار پيشرفت فيزیكي مناسبي داشته ولي اعتراض اين متقاضيان نسبت به تاخير در زمان تحويل پروژه قابل قبول است وعاملان احداث مسکن مهر بهار بايد با ريشه يابي و حل مشكلات موجود در پروژه هرچه سريعتر در راستاي تحويل آن به خريداران اقدام كنند.

نصرت الله گلكارزاده ادامه داد: متقاضيان اين واحدها در حال حاضر با مشكلات متعددي اعم از پايان زمان قرار داد با مالك مكان كنوني زندگي، مشكلات اقتصادي، شرمندگي مقابل اهل خانه و غيره مواجه اند و از طرف ديگراز توان اقتصادي پاييني نيز برخوردار هستند بنابراین اين مسئله رسيدگي سريع را مي طلبد.

وي اظهار داشت: مسئولين مرتبط، خريداران و پيمانكار بايد با همكاري و تبادل نظر مشكلات پروژه را مرتفع سازنند.

يكي از خريداران مسكن مهر شهربهار به نمايندگي از ساير خريداران در اين جلسه عنوان داشت: خريداران اين واحدها هر چه در توان داشتند براي خريد اين مسكن سرمايه گذاري كردند و در حال حاضر با تغييرات اخير شرايط اقتصادي و افزايش قيمت ها نيز توان پرداخت كرايه خانه هاي جديد را ندارند.

اين متقاضي عنوان داشت: طبق قراردادي كه در ابتدا بين خريدار و پيمانكار منعقد شده اگر پيمانكار در تحويل خانه تاخير داشته باشد متحمل جريمه خواهد شد.

پیمانکار زمان واقعی تحویل پروژه را اعلام کند

وي افزود: ما جريمه اي از پيمانكار نمي خواهيم فقط تنها درخواستمان اين است كه تاريخ دقيق و واقعي تحويل واحدها به ما اعلام شود.

پيمانكار پروژه نيز در اين جلسه گفت: احداث پروژه به علت مسائلي از قبيل كاهش طبقات، تغيير در اجراي فوندانسيون، سست بودن زمين و اجراي بتن ريزي بيشتر و با تاخير آغاز شد و اكنون نيز با مشكلاتي نظير تاسيسات برقي و مكانيكي و مسئله خريد تجهيزات خدماتي از جمله آسانسور روبروست.

رضا قاسمی گفت: با توجه به افزايش چند برابري قيمت ها در ماه هاي اخير شركت متحمل ضرر و زيان هاي بسياري شده تا جايي كه در حال حاضر با وجود پيشرفت 90 درصدي پروژه، شركت ديگر قادر به ادامه  احداث و تکمیل آن نيست.

قاسمي افزود: در حال حاضر شركت براي اتمام و تحويل پروژه به خريداران نيازمند تزريق اعتباري افزون بر 800 ميليون تومان است كه اگر خريداران مقداري از اين اعتبار مورد نياز را تامين كنند مي توان در مدت دو ماه آينده اين واحدها را به صاحبان آنها تحویل داد.

در آخر نیز با تبادل نظرهاي انجام شده مقرر شد كه هر يك از خريداران مبلغي را به عنوان پايان كار پرداخت كنند تا پيمانكاربتواند واحدها را در مدت زماني كوتاه تحويل دهد.